# R1 任务报告

## 结果

HWLAB v0.3 除 Workbench 主工作流外的 Cloud Web 能力已按 UniDesk OA 战略 SPEC 完成工业化增强，并对用户追加的管理域、MDTODO、WebProbe 资源治理要求完成二次全量重写与真实入口验收。

- 建立统一工业设计系统、资源集合/列表切换、状态轨、Inspector、弹窗、日志、Markdown/JSON/Trace Viewer 与有界异步状态。
- HWPOD 提供 PCB 卡片/列表、设备事实与 blocker；HWPOD Node 管理连接节点及其挂载设备；节点接入提供 Python 单文件下载、版本/SHA 与阶段式 readiness。
- Projects、Dashboard、组织/用户、Keys、Usage/Billing、Settings/Help、管理 Access/Secrets/Users/Billing、Performance/Gate/Skills/OpenCode 等页面统一采用高密度、渐进披露和稳定深链。
- MDTODO 完整重写代码，保留成熟三栏布局思想和报告/Workbench 联动。
- 后端补齐 typed DTO/read model 与 HWPOD 拓扑/节点接入元数据；没有为了形式拆出新微服务。
- WebProbe 物理内存门禁、哨兵 skip、逃逸 Chrome 清理、12 GiB swap、分析器与性能状态输出已完成长期治理。

## 交付链

- HWLAB 主实现 PR #2523、精确任务引用 PR #2524 均已合并并由普通 PaC 自动部署到 NC01/v03。
- 最终运行面为 Synced/Healthy，来源 commit 35a679aa850e，GitOps commit 42a49f79f09b。
- UniDesk WebProbe 资源/分析修复 PR #1912、#1928、#1930、#1931、#1932 均已合并。
- 桌面与移动真实入口截图、observer samples、分析报告、测试和资源回收证据均已留存。

## 已知降级

当前 HWPOD Project Management 数据源在验收窗口为 offline，因此依赖在线来源的报告编辑按 typed degraded 路径禁用；页面、深链和禁用原因已验证，不以伪数据替代。该外部状态不影响本轮前端/合同交付完成。
