# R1.3.11 任务报告

## 当前结论

公网 health/readiness 产品修复已合并，但测试与生产入口仍运行旧 Web gateway，因此任务保持进行中，产品 issue #34 已重新打开。

## 源码交付

- 产品 PR：[pikainc/pikaoa#36](https://github.com/pikainc/pikaoa/pull/36)。
- 合并提交：`0bf93fd6041a0023e01a8911af2989b3a3c94e5e`。
- `/healthz` 保持本地 Web liveness，响应改为有界 JSON `{"status":"ok"}`。
- `/readyz` 精确代理既有 API readiness。
- 未修改 `.tekton`、UniDesk、PaC/Tekton/Argo、PK01、数据库或运行面。

## 源码与 Target 验证

- `git diff --check`、`gofmt -d`、定向测试通过。
- `go test -p 1 -count=1 ./...` 通过。
- 临时 Nginx smoke 中：
  - `pikaoa health --output json` 返回 `status=ok`；
  - `pikaoa health --ready --output json` 返回 `status=ready`；
  - 临时资源清理后零残留。

## 公网阻塞

合并后只读复测仍显示旧版本：

- `oa-dev.hwpod.com` 与 `oa.hwpod.com` 的 `/healthz` 均返回 `200 text/plain`、正文 `ok`；
- 两站 `/readyz` 均返回 `200 text/html`、514 字节 SPA shell；
- `pikaoa-test-nc01` 只读 PaC status 返回 `READY=false`，Repository CR/controller/webhook 不可见，并以 `pac-read-parse-failure` 收口。

按用户边界不修改 CI/CD 基础设施、不人工触发交付、不 patch 运行面。待正常自动交付恢复后再完成公网 CLI 验收并关闭 #34。
