# R1.7 NC01/v03 CaseRun 原入口验收报告

## 运行面

- HWLAB：`NC01/v03`
- AgentRun：`NC01/nc01-v02`
- selected origin：`https://lab-dev.hwpod.com`
- origin sourcePath：`config/hwlab-node-lanes.yaml#lanes.v03.targets.NC01.webProbe.origins.public`
- Case authority：`builtin-hwlab-v03`
- 执行方式：同源 `POST /v1/caserun/runs`，随后 GET run/events/aggregate。
- `rollout=not-applicable`。

## 已通过

- `software-smoke`：runId `r17-software-smoke-20260716-1856`。
- artifact SHA：`67e6e9b0f741e26a6f4dd8532acfbed6bf19743d2a78fed664acf75d3c735de9`。
- aggregate SHA：`eee22dd38a005f7f360c56c777b8cf7ee57c76d8b980c65821bd3f5d881a5c7d`。
- public web-probe：通过，报告 SHA `0110b0602acbaeecfed34040779b5365c5b353872ce8f18bae2df11c633889dc`。

## 第二轮 compile 复验

### d601-f103-v2-compile

- runId：`web-d601-f103-v2-compile-20260716203417-bf1b2af4`
- terminal：`failed/failed`
- aggregate SHA：`70ac725725897798f0d80635e583ce82a93cefd0171f552b83f98cb2b3e3b329`
- blocker：`hwpod_node_unavailable`，layer `hwpod-node`，retryable。
- nodeId：`node-d601-f103-v2`
- `partialWrite=false`、`dispatched=false`

### constart-71freq-compile

- runId：`web-constart-71freq-compile-20260716203443-d109f07e`
- terminal：`failed/failed`
- aggregate SHA：`1aa5375232fb8a17e30f28ab9befd41e940aa693df7566bacb0b79d4e15146d3`
- blocker：`hwpod_node_unavailable`，layer `hwpod-node`，retryable。
- nodeId：`node-d601-f103-v2`
- `partialWrite=false`、`dispatched=false`

两个 run 的 4 个 subject prepare operation 均由 HWPOD authority 标为 blocked。AgentRun 未派发，因此 traceId、AgentRun runId/commandId、provider/backend/model、manifest、replay、Agent final 和 post-validation 均未产生；aggregate 的 summary/evidence/run 为 null，不判 compile 通过。

## 其余 blocker

- D601 HWPOD node：UniDesk YAML-first deployment 当前只声明 `G14-WSL/node-g14-wsl-constar`，不能替代 `node-d601-f103-v2`。恢复条件是通过 YAML-first + 仓库 CLI 声明并连接 D601 Python HWPOD node。
- download+UART：#2120，typed blocker `caserun_case_not_exposed`。
- ioProbe：#1178，typed blocker `caserun_observation_case_not_exposed`。

## 负向证据

两个 compile run 的 status/events/aggregate 六个正式 payload 均未命中 v0.2 URL/端口、fallback、legacy/direct route、G14 或旧 workspace/registry。未从 stdout、trace或 Agent final 合成通过事实。

## 结论

R1.7 保持进行中。software-smoke 已通过；两个 compile case 因 D601 HWPOD node 未连接而阻塞；download+UART 与 ioProbe 保持既有独立 blocker。
