# R6.8 任务报告

## 结果

PikaOA 共享资源工作区已完成 L2 Development 自动交付和原入口验收。唯一交付触发为产品 PR #88 合并到 `master`，未执行人工 mirror sync、PipelineRun、Argo sync、GitOps apply 或运行面 patch。

## 交付证据

- PR：`pikainc/pikaoa#88`。
- source merge commit：`7526ddc66d812b339d98c1f4d3b7fb0cf6945ba4`。
- PipelineRun：`pikaoa-dev-nc01-7526ddc66d812b339d98c1f4d3b7fb0cf6945ba4-hqjlb`。
- PipelineRun 状态：`Succeeded`；开始 `2026-07-17T10:29:20Z`，结束 `2026-07-17T10:32:29Z`，流水线耗时 189 秒。
- Argo application：`pikaoa-dev-nc01`，`Synced/Healthy`，operation `Succeeded`，GitOps revision `ab8612a475562de2e57f567b8aa7edd2499e9447`。
- namespace：`pikaoa-dev`。
- `pikaoa-api`、`pikaoa-worker`、`pikaoa-web` 均为 `Ready 1/1`，并在本次交付后重建。

## CLI 验收

通过 development 原入口 `https://oa-dev.hwpod.com` 使用同一项目 CLI `--over-api` 验证：

- `health --ready`：ready。
- `modules`：8 个模块 active。
- `contracts list`：1 份合同。
- `invoices list --status all`：2 张发票，包含 1 张 active 和 1 张 voided，废弃事实保持。

## Web 验收

受控命令：`web-probe product-smoke --product pikaoa --target NC01 --profile admin-mvp --runtime development`。

- 状态：pass。
- 公网入口：`https://oa-dev.hwpod.com`。
- 合同、发票、附件路由通过。
- 合同 PDF、发票 PDF 和附件内容通过。
- 桌面与移动端紧凑列表布局通过。
- 资源筛选名称/ID 搜索、名称链接与 ID 路由身份保持通过。
- report SHA：`sha256:a05eb705d95551e0908204c7c9075bfac642ba3075c03c23939b9b5d9e50b8c0`。
- desktop screenshot SHA：`sha256:78428162c9ea5bd594acd4e9987bfec0eb3c17139f59734d47a1f0244d40e9e8`。
- mobile screenshot SHA：`sha256:61104ded7189bcb09d72d5c2898badc9cf6885f46c5bd3e3a133f332401dc3d0`。

## 非阻塞 Warning

- UniDesk PaC `status/history` 聚合读取对多个 consumer 普遍出现 `pac-read-timeout` 或 `pac-read-remote-failure`。本次通过 exact PipelineRun、Argo、Pod rollout、CLI 和 WebProbe 独立证明 PikaOA 自动交付成功；未修改共享 CI/CD 基础设施。
- 同一 master merge 仍观察到历史 `pikaoa-test-nc01` consumer 被触发。它不影响 `pikaoa-dev-nc01` 的 L2 成功，本任务未扩展到旧 consumer 退役。

## 效率证据

- `nativeIterationCount=1`，复用 R6.7 已完成的 L1 结果。
- `deliveryRunCount=2`（观察到 development 与历史 test consumer 各 1 次自动事件）。
- `pipelineElapsedSeconds=189` 仅记录选中 development PipelineRun。
- `rolloutCount=1`（development API/worker/Web 同一 GitOps revision 收敛）。
- `deliveryElapsedSeconds` 未建立完整统一时间戳，未虚构。
- `meteredResourceCost` 未提供。
